---
name: tender-response-matrix
version: 1.0.0
description: |
  将招标文件技术要求逐条拆解并生成符合性响应矩阵、缺口清单和方案章节映射。用于
  投标前要求解析、响应检查和技术偏离管理；不制定采购参数，也不代写整篇方案。
allowed-tools:
  - Read
  - Grep
  - Glob
compatibility: Markdown/CSV；建议配合 product-evidence
---

# 招标响应矩阵

## 必要输入

- 招标文件原文及可定位的章节、页码或条款编号。
- 产品事实、参数、证据、限制和规划能力。
- 拟提交技术方案的章节结构。
- 招标方规定的“响应、偏离、证明材料”格式。

## 解析规则

1. 保留原始条款，不用概括替代原文。
2. 将一条中多个独立判定条件拆成子要求，同时保留父条款关系。
3. 标记要求类型：功能、参数、接口、安全、服务、交付、验收或商务边界。
4. 识别强制词、阈值、证明材料、评分点和截止条件。
5. 每项只允许以下状态：
   - `compliant`：完全满足且有证据。
   - `partial`：仅部分满足或有范围限制。
   - `not-compliant`：当前不能满足。
   - `clarification-required`：原文歧义或缺少必要输入。
6. `planned` 能力不能用于判定当前 `compliant`，除非招标明确允许项目期内交付。

## 输出

使用 `templates/tender-response-matrix.md` 生成：

- 逐条响应矩阵。
- 技术偏离和澄清清单。
- 证明材料清单。
- 要求到方案章节、产品事实和验收方法的映射。

## 响应纪律

- “完全响应”必须有事实 ID、证据 ID和方案位置。
- 原文要求高于已知产品能力时如实标记偏离，不得弱化原文。
- 响应说明写具体实现、范围和条件，不重复“满足、响应”。
- 尚未定稿的承诺标明审批责任人和截止时间，不能进入最终交付版。
- 招标文件中的客户名称、项目编号和保密内容不得进入可复用技能模板。

## 两阶段使用

1. **方案编制前**：识别缺口，决定方案结构和需补充的证据。
2. **方案完成后**：回填最终章节号、证明材料和验收方法，检查是否遗漏。

## 完成标准

原始要求覆盖率 100%；每个 `compliant` 有证据；偏离与澄清未被隐藏；条款编号、
阈值和方案引用准确；矩阵与最终技术方案使用相同版本和术语。
